# 国家重点研发计划 申报书章节框架 (key_rd)

复制对应小节到 `<task_dir>/sections/`,逐章填空。`<TODO>` 为占位符,完稿前清零。

---

## 00_basic_info.md — 项目基本信息表

按 spec 第 1+6 项填,共 35 行左右。字段:
- 项目名称 / 所属专项 / 指南方向 (榜单任务) / 创新分类 / 项目遴选方式 / 项目实施模式
- 单位总数 / 课题数 / 经费预算 (总+中央+地方+自筹+其他) / 项目周期 (起始/结束/实施周期/中期时间点)
- 申报单位 (名称/性质/主管部门/隶属/所属地区/通信地址/邮编/法定代表人/组织机构代码)
- 推荐单位
- 项目负责人 (姓名/性别/出生/证件/单位/学位/职称/职务/邮箱/手机)
- 项目联系人 / 项目财务负责人
- 课题分解 / 其他参与单位
- 项目参加人数 (高/中/初/其他职称分布; 博/硕/学士/其他学位分布)

---

## 01_summary.md — 申报项目简介 (限 1500 字)

七要素 (每个 1-2 句):
1. **背景**: 一句话政策/产业/科学动因
2. **研究目标**: 量化、与指南指标对齐
3. **研究内容**: 围绕 N 个关键问题, 突破 M 项关键技术
4. **技术路线**: 一句话指导思想 + N 个研究模块
5. **创新点**: 3 条以内,每条一句概括
6. **基础与团队**: 牵头单位 + N 家参与单位 + 关键资质
7. **预期成果**: 软件/平台/专利/标准/示范点 各 N

---

## 02_background.md — 第一部分 国内外现状及趋势分析 (限 2000 字)

立项依据三段式 (现状 40% / 痛点 30% / 切入点 30%)。需附:
- 表 1-1 国外代表性 5 家机构 (序号/名称/研究内容/成果/应用情况/自评价 领跑并跑跟跑)
- 表 1-2 国内代表性 5 家机构 (无自评价列)
- 表 1-3 项目相关 5 项代表成果/专利/标准 (序号/类型/名称/机构/作者)

---

## 03_objectives.md — 第二部分 / 一、项目目标及考核指标

### (一) 与指南方向的关联关系 (限 1500 字)

4 段证明对齐:
1. 拟解决的科学问题 → 覆盖指南
2. 拟解决的关键技术 → 覆盖指南
3. 提出的研究内容 → 覆盖指南
4. 提出的研究指标 → 全面覆盖指南
+ 表 2-1 研究内容覆盖指南要求 (序号/指南方向/任务设置/子任务/相关性=完全相关 or 完全相关并超出)
+ 表 2-2 研究指标覆盖指南考核 (一对一映射, 可超出, 不可低于)

### (二) 项目目标及考核指标、考核方式 (限 2000 字, 不含表)

1. 项目目标: 紧扣战略,一段
2. 拆分 N 大问题与 N 项关键技术,研制 N 个平台,N 个示范点
3. 考核指标与评测 (按指南顺序逐条):
   - (1) 在 <指南方向 1> 方面
     - 1) <子任务名> 考核指标: <量化>;评测方式: <CNAS/CMA / 测试大纲专家评审 / 应用示范报告>

+ 表 2-3 项目目标、预期成果与考核指标表 (主表)

### (三) 预期成果的呈现形式 (限 1000 字)

按形态分: 理论 (论文/著作/报告) / 核心技术 (专利+软件) / 平台 (软件系统) / 各平台分系统说明。
+ 表 2-4 成果列表

---

## 04_content.md — 二、项目研究内容、研究方法及技术路线

### (一) 主要研究内容 (限 3000 字)

```
拟解决的关键科学问题
针对 <场景 1 痛点>,亟需解决问题一 "<问题 1>";
针对 <场景 2 痛点>,亟需解决问题二 "<问题 2>";

项目研究内容
本项目围绕 N 个关键问题, 开展 M 项关键技术研究, 对应关系如下图。
```

```mermaid
%% caption: 关键问题与关键技术对应关系
flowchart LR
  Q1[关键问题 1<br/>多源异构数据融合] --> T1[技术 1<br/>跨模态对齐]
  Q1 --> T2[技术 2<br/>实体消歧]
  Q2[关键问题 2<br/>实时响应] --> T3[技术 3<br/>增量索引]
  T1 & T2 & T3 --> P[支撑平台]
```

```
技术 1: <技术名>
针对 <具体痛点>, 提出 <方法>, 突破 <子技术 a/b/c>, 支持 <最终能达到>。

技术 2: ... (8 项 ≈ 3000 字)
```

### (二) 项目拟采取的研究方法 (限 2000 字)

总体方法 + 各课题研究方法 (按"需求分析 → 体系设计 → 技术突破 → 系统研发 → 应用示范"5 阶段)。配 4-6 张图(mermaid `flowchart` 或 `graph`,见 SKILL.md 插图段)。

### (三) 项目的技术路线 (限 2000 字)

总体路线图 + 各课题技术路线图。例:

```mermaid
%% caption: 项目总体技术路线
flowchart TB
  A[需求分析] --> B[体系设计]
  B --> C[关键技术突破]
  C --> D[系统研发与集成]
  D --> E[应用示范]
  C -. 反馈 .-> B
  E -. 反馈 .-> C
```

---

## 05_decomposition.md — 三、课题分解方案

### (一) 课题分解情况 (限 2000 字)

围绕项目目标,分解 N 个课题。课题间逻辑关系 (输入输出依赖)。配 1 张课题关系图。

### (二) 各课题内容 (每课题 ≤3000 字)

每课题: 研究目标 + 主要研究内容 + 拟解决的关键科学/技术问题 + **考核指标及评测手段** + 参加单位任务分工 + 经费预算。

---

## 06_innovation.md — 四、主要创新点 (每条 ≤500 字, 通常 3-5 条)

每条按三特征公式: 基本形态 + 前沿性时效性 + 知识产权特征。

---

## 07_benefit.md — 五、预期经济社会效益 (限 1500 字)

四个维度: 科学价值 / 技术价值 / 社会效益 / 经济价值。

---

## 08_basis.md — 第三部分 申报单位及参与单位研究基础

### 一、申报单位的已有工作基础

- (一) 牵头单位前期任务承担及绩效 (限 1000 字)
- (二) 项目及课题负责人科研水平 (限 2000 字, 每位 200-400 字)
- (三) 牵头单位科研条件 (限 1000 字, 国重 / 工程中心 / 大仪)
- (四) 牵头企业运行状况 (如是企业, 表 3-1 近 3 年营收/利润/研发投入)

### 二、参与单位的选择原因及优势 (限 1000 字, 每家 100-200 字)

### 三、相关的国际合作与交流 (限 1000 字)

---

## 09_schedule.md — 第四部分 进度安排 (限 2000 字)

按周期分 4 阶段 + 配甘特图 + 里程碑节点 (每 6-12 月一个: 时间 + 事件 + 关键指标 + 考核方式 + 交付物)。

甘特图两种画法,任选其一:

**A. mermaid gantt** (简单,自动跟图编号):
```mermaid
%% caption: 项目进度甘特图
gantt
  title 项目 4 阶段进度安排
  dateFormat YYYY-MM
  section 第一阶段 需求与体系
    需求调研与场景拆解        :a1, 2026-01, 4M
    技术体系设计              :a2, after a1, 3M
  section 第二阶段 关键技术
    技术 1 突破               :b1, after a2, 6M
    技术 2-3 并行             :b2, after a2, 8M
  section 第三阶段 系统集成
    平台研发                  :c1, after b1, 6M
  section 第四阶段 应用示范
    示范点部署与评测          :d1, after c1, 6M
```

**B. matplotlib `barh`** (打印质量更佳,但代码长;甘特图本身简单时优先用 A):
跑 `run_python`,把 png 落到 `<task_dir>/figures/gantt.png`,然后章节里 `![甘特图: 项目 4 阶段进度安排](figures/gantt.png)`。代码骨架见 SKILL.md "插图" 段。

---

## 10_organization.md — 第五部分 组织实施、保障措施及风险分析

- 一、组织实施机制 (项目总体组 + 课题技术组 + 项目管理队伍 + 协调机制)
- 二、保障措施 (《项目管理办法》)
- 三、知识产权对策 (限 500 字)
- 四、风险分析 (表 5-1: 风险类型 / 严重程度 / 触发条件 / 应对措施;至少覆盖技术/进度/团队/应用 4 类)

---

## 11_team.md — 第六部分 研究团队

人员表通过申报系统在线填,正文只放课题/单位的人员合计概况。

---

## 12_budget.md — 第七部分 经费预算

详见 `references/budget_rules.md`。表: 项目预算总表 / 各课题预算汇总 / 设备费明细 (50 万+) / 预算说明 (1000 字三性论证)。

---

## 13_appendix.md — 第八部分 指南所要求的附件

- [ ] 申报单位法人证书
- [ ] 主要参与单位合作协议 (盖章)
- [ ] 推荐单位推荐函
- [ ] 项目负责人身份证 / 学历证
- [ ] 自筹资金承诺函
- [ ] 知情同意书 / 伦理审查 (如适用)
- [ ] 保密承诺 (如适用)
- [ ] 申报单位科研诚信承诺
- [ ] 指南规定的其他附件
