# 能管项目开发周报

## 项目开始至2023-07-14

### 工作内容
整体及后端

- 完成需求整理与确认
- 完成基础模块的搭建，包括用户、部门、角色、权限、运维、工作流等一系列模块
- 完成报表模块基础功能，支持自定义查询并录入相应报表语句
- 完成生产管理模块功能，定义物料、班次、班组、工段、目标并实现相应接口
- 开发设备管理模块，完成设备列表等接口
- 完成质检模块，定义检验项目，录入检验结果，质检报表数据计算
- 开发生产执行模块，完成值班记录生成及初始化质检录入等
- 开发能源管理模块(核心模块)，完成定义采集点位，创建点位原始记录表和相应统计表， 编写相应的计算和定时业务逻辑
- 开发财务成本模块，完成定义费用类型以及相应的费用数据和物料成本数据接口

前端页面


三维建模


### 下一步工作内容
- 继续开发相应模块
- 模拟电表/水表等数据回传，验证程序可靠性
- 梳理DCS点位的处理逻辑
- 继续三维模型的建模工作
